# Mercedes-Benz MYP Platform - Roadmap

## Aktueller Stand (Dezember 2024)

### ✅ Abgeschlossen

#### Backend-Infrastruktur
- ✅ Flask-App mit SQLAlchemy-Modellen
- ✅ User-Management mit Admin-Rollen
- ✅ Drucker-Management-System
- ✅ Job-Scheduling-System
- ✅ Logging-System implementiert
- ✅ SSL-Konfiguration (teilweise)

#### Frontend-Grundlagen
- ✅ Admin-Dashboard HTML-Templates
- ✅ Basis-JavaScript-Funktionalität
- ✅ Responsive Design mit Bootstrap

#### API-Endpunkte
- ✅ Basis-CRUD-Operationen für alle Entitäten
- ✅ Admin-API-Routen definiert
- ✅ Authentifizierung und Autorisierung

### 🔧 Kürzlich behoben

#### JavaScript-Probleme
- ✅ `animateCounters` Funktion implementiert
- ✅ `showPrinterModal` Funktion hinzugefügt
- ✅ `animateProgressBars` Funktion erstellt
- ✅ `addHoverEffects` Funktion implementiert

#### API-Stabilität
- ✅ Verbesserte Fehlerbehandlung in Admin-API-Routen
- ✅ Sichere Admin-Berechtigung-Prüfung
- ✅ Fallback-Mechanismen für System-Monitoring
- ✅ Test-Route für Admin-API-Debugging

#### Infrastruktur
- ✅ Favicon-Route hinzugefügt
- ✅ Verbesserte Logging-Konfiguration
- ✅ COMMON_ERRORS.md aktualisiert

## 🔄 Aktuell in Bearbeitung

### Kritische Probleme
1. **SSL/HTTPS-Konfiguration**
   - Server läuft auf Port 5000 statt 8443
   - SSL-Zertifikate müssen überprüft werden
   - Port-Konsistenz zwischen Frontend und Backend

2. **Admin-Dashboard-Stabilität**
   - Live-Updates funktionieren teilweise
   - Einige API-Endpunkte geben noch 404-Fehler zurück
   - Modal-Funktionalität muss getestet werden

3. **Datenbankverbindung**
   - Session-Management optimieren
   - Connection-Pool-Konfiguration
   - Backup-Strategien implementieren

## 📋 Nächste Prioritäten

### Kurzfristig (1-2 Wochen)

#### 1. SSL/HTTPS-Stabilisierung
- [ ] SSL-Zertifikate validieren
- [ ] Port-Konfiguration vereinheitlichen
- [ ] Reverse-Proxy-Setup dokumentieren
- [ ] Fallback-Mechanismus für HTTP/HTTPS

#### 2. Admin-Dashboard-Vervollständigung
- [ ] Alle Modal-Funktionen testen
- [ ] Live-Update-Mechanismus stabilisieren
- [ ] Drucker-Management-Funktionen verifizieren
- [ ] Benutzer-Management-Interface finalisieren

#### 3. API-Konsistenz
- [ ] Alle 404-Fehler beheben
- [ ] Einheitliche Error-Response-Struktur
- [ ] API-Dokumentation erstellen
- [ ] Rate-Limiting implementieren

### Mittelfristig (2-4 Wochen)

#### 1. Performance-Optimierung
- [ ] Database-Query-Optimierung
- [ ] Frontend-Asset-Minimierung
- [ ] Caching-Strategien implementieren
- [ ] Load-Testing durchführen

#### 2. Sicherheit
- [ ] Security-Audit durchführen
- [ ] CSRF-Protection verstärken
- [ ] Input-Validation verbessern
- [ ] Session-Security optimieren

#### 3. Monitoring & Analytics
- [ ] System-Monitoring-Dashboard
- [ ] Performance-Metriken sammeln
- [ ] Error-Tracking implementieren
- [ ] Usage-Analytics hinzufügen

### Langfristig (1-3 Monate)

#### 1. Feature-Erweiterungen
- [ ] Mobile-App-Unterstützung
- [ ] Push-Notifications
- [ ] Advanced-Scheduling-Features
- [ ] Reporting-System

#### 2. Skalierung
- [ ] Multi-Tenant-Architektur
- [ ] Microservices-Migration
- [ ] Container-Orchestrierung
- [ ] Cloud-Deployment

#### 3. Integration
- [ ] LDAP/Active Directory-Integration
- [ ] Drucker-API-Integration
- [ ] ERP-System-Anbindung
- [ ] Workflow-Automation

## 🚨 Bekannte Probleme

### Kritisch
- SSL-Konfiguration instabil
- Einige Admin-API-Endpunkte nicht erreichbar
- Live-Updates funktionieren nicht zuverlässig

### Wichtig
- Favicon-Requests verursachen 404-Fehler (behoben)
- JavaScript-Funktionen fehlen (behoben)
- Admin-Berechtigung-Prüfung inkonsistent (verbessert)

### Niedrig
- Logging-Performance bei hoher Last
- Frontend-Animationen können optimiert werden
- Dokumentation unvollständig

## 🎯 Erfolgskriterien

### Phase 1 (Stabilisierung)
- [ ] Alle Admin-Dashboard-Funktionen arbeiten fehlerfrei
- [ ] SSL/HTTPS funktioniert zuverlässig
- [ ] Keine 404-Fehler in der Konsole
- [ ] Live-Updates funktionieren in Echtzeit

### Phase 2 (Optimierung)
- [ ] Seitenladezeiten unter 2 Sekunden
- [ ] 99.9% Uptime
- [ ] Alle Security-Scans bestanden
- [ ] Performance-Benchmarks erreicht

### Phase 3 (Erweiterung)
- [ ] Mobile-Responsive Design
- [ ] Multi-Language-Support
- [ ] Advanced-Features implementiert
- [ ] Skalierbarkeit nachgewiesen

## 📊 Metriken & KPIs

### Technische Metriken
- Response-Zeit: < 200ms für API-Calls
- Uptime: > 99.9%
- Error-Rate: < 0.1%
- Database-Query-Zeit: < 50ms

### Business-Metriken
- Benutzer-Zufriedenheit: > 4.5/5
- Feature-Adoption-Rate: > 80%
- Support-Tickets: < 5 pro Woche
- System-Effizienz: > 95%

## 🔧 Entwicklungsrichtlinien

### Code-Qualität
- Alle Funktionen müssen getestet werden
- Code-Coverage > 80%
- Linting-Regeln befolgen
- Dokumentation für alle neuen Features

### Deployment
- Staging-Environment für Tests
- Automated-Testing vor Deployment
- Rollback-Strategien definiert
- Monitoring nach Deployment

### Sicherheit
- Regelmäßige Security-Audits
- Dependency-Updates
- Penetration-Testing
- Compliance-Checks

---

**Letzte Aktualisierung:** Dezember 2024  
**Nächste Review:** In 2 Wochen  
**Verantwortlich:** Entwicklungsteam Mercedes-Benz MYP 