torben und ich haben zusammen gearbeitet, nicht getrennt; ich habe ihn offiziell ergänzt im nachhinein, sein projekt war eine art prototyp.

unsere 3d drucker in der tba sind leider alles andere als modern, deswegen mussten wir den kompromiss der alleinigen fernsteuerung der steckdosen schließen. kein direkter datenaustausch ist zu den 3d druckern möglich aufgrund mangelnder Anschlüsse und fehlender konnektivität.

→ screenshots & email verkehr beilegen;

→ sag zeig auf, was du investiert hast

Projektumfang und -Abgrenzung = kein Fokus auf Daten- und Prozessanalyse sondern auf praktische Umsetzung

Sprint 1:
erster Sprint = Aufarbeitung des bestehenden Prototypen, ansatzpunkte und rahmendefinition etc etc

Sprint 2: rudimentärer Aufbau,
Umsetzung erforderte interne Beantragung vonAdmin Rechten womit ich gewissermaßen zu kämpfen hatte, Auswahl der Systeme, und dry run der Funktionalität, Prüfung der Machbarkeit (wireshark Reverse engineering exzess)

Sprint 3: komplett fehlgeschlagener Versuch, das Backend mit dem Frontend zu verknüpfen, selbst signierte und intern genehmigte Zertifikate des Frontends wurden aus Versehen gelöscht, musste mich auch erst mit github corporate oauth und npm vertraut machen etc

sprint 4: ursprünglich geplant für den Feinschliff, nun umfunktioniert zur Entwicklung einer full stack Notlösung weil mir im übertragenen Sinne der Arsch brannte.

Sprint 5: ursprünglich geplant für die Schulung, jetzt umfunktioniert zur Fehlerbehebung; eigentlich ging der Sprint 4 einfach weiter bis zum Schluss weil ich nicht fertig wurde.

ein raspberry 5 wurde gewählt kein raspberry 4, weil das frontend doch aufwendiger zu rendern war als gedacht; 128 gb zudem damit nicht ansatzweise sorge besteht für Datenbankspeicher+ anfertigung von backups; zudem braucht offline Installation des frontends mehr Speicher als ursprünglich angedacht.

ich hab KEIN touch Display installiert, die nutzung von touch im kiosk modus wurde komplett halluziniert
stattdessen aber habe ich einen serverschrank hinzu bestellt (Mercedes intern bestellt), privat dann weil ich die Geduld verloren habe mit internen bestellprozessen habe ich noch Lüfter und Kabelkanäle (fürs auge) gekauft - nix wahnsinnig funktionales oder sonderlich notwendiges, vielmehr aus dem Bedürfnis heraus mein Projekt so hochwertig wie möglich abzuliefern.

torben und ich dürfen nicht auftreten als hätten wir das ganze in Absprache zusammen oder parallel zeitgleich entwickelt, da Torben früher ausgelernt hat als ich und ich nicht vor der Zulassung bzw Genehmigung der IHK an dem Projekt arbeiten hätte dürfen.

verwendung von git erwähnen weil zentral für vorgehensweise als entwickler

ganz am anfang gab es folgende komplikationen:
Komplikationen:
Netzwerkanbindung
Ermitteln der Schnittstellen der Drucker
Auswahl der Anbindung, Entwickeln eines Netzwerkkonzeptes
Beschaffung der Hardware (beschränkte Auswahlmöglichkeiten)
Welches Betriebssystem? OpenSuse, NixOS, Debian
Frontend verstehen lernen
Netzwerk einrichten, Frontend anbinden